التأخير في يوم التسليم الثلاثاء 13/8/2024 
الملاحظة انه تم التنبيه علي الفورمان للتحرك في الساعة 7 صباح ولم يتم البتوجه الي منزل العميلة الا عند الساعة 9 ونصف 
تم التاكيد علي انهاء جميع الاعمال الخاصة بالباب السحب في المصنع ولكن كان هناك تاخير في بعض الاعمال
تم الاتفاق في جدول الاعمال علي اخذ نجار واحد ولكن تم اخذ سومان ورينكو وسيؤثر ذلك علي اعمال خاصة بمشروع اخر طبقا للاتفاقية 
طبقا للرؤية الخاصة بالموقع والاعمال المتبقية لن يحتاج العمل اكثر من اليوم للانتهاء اذا حدث اي اختلاف في ذلك يجب محاسبة المسئول 
يوجد بابا خاصة بالخزانة الموجودة بغرفة الماستر لم يتم وضعه في الغرفة وبقي في الجراج الخاص بالفيلا ولذلك تم اتلاف هذا الباب عند الانتهاء من تسليم المشروع يجب محاسبة المسئول وانه تم التنبيه قبل ذلك اكثر من مرة علي عد ترك اي ادوات ومعدات واغراض خارج المنزل وتم التشديد علي ذلك في اول يوم تم توصيل الاعمال فيه 

