عند متابعة تسليم الاعمال وجود بعض الملاحظات والأخطاء لتجنبا
1-يجب تحميل الأعمال قبل موعد التسليم بيوم (في نهاية اليوم الذي يسبقه )
2- الحرص علي معرفة العامل ومسئوليته عن الأعمال وأخذ كافة الأدوات والتأكيد عليها 
3- لا يوجد مشاكل بالمقاسات او التعامل بحرص في نقل الأعمال
4-التأكد من جميع الأعمال وكافة عمليات التصنيع في المصنع قطعة قطعة عدم أخذ أي تأكيد من عارف الا برؤية الأعمال
5-تم تقييم الأعمال بأنها لن تأخذ أكثر من 3 أيام علي أقصي تقدير ولكن هناك تأخير 
6- تنسيق كل الملحقات بالأعمال الخاصة بالأكسسوارات والزجاج والمرايات قبل التحرك من المصنع 
